6 lekcji z projektów AI, które upadły przed skalowaniem

Większość firm woli chwalić się sukcesami. Prawda jest brutalna: większość projektów AI nigdy nie wychodzi poza fazę proof of concept. Część umiera w laboratorium, część rozpada się przy próbie skalowania, a niektóre po prostu nie dostarczają obiecanych rezultatów. Szczególnie w branżach takich jak life sciences, gdzie nie ma miejsca na iteracje metodą prób i błędów.

VentureBeat przeanalizował dziesiątki przypadków nieudanych wdrożeń AI i wyciągnął sześć uniwersalnych lekcji. To nie są teoretyczne rozważania – to konkretne wzorce porażek, które powtarzają się w różnych branżach i skalach projektów.

Brak jasno zdefiniowanego problemu biznesowego

Pierwszy i najczęstszy błąd: firmy zaczynają od technologii, nie od problemu. Zespoły zakochują się w możliwościach modeli AI i dopiero później szukają zastosowania. Rezultat? Projekt techniczny, który działa, ale nie rozwiązuje żadnego rzeczywistego wyzwania biznesowego.

Skuteczne wdrożenia zaczynają się od odwrotnej strony. Najpierw identyfikujesz konkretny, mierzalny problem – na przykład "proces weryfikacji dokumentów trwa 48 godzin i kosztuje 50 tysięcy miesięcznie". Dopiero wtedy dobierasz narzędzia AI, które mogą ten konkretny problem rozwiązać.

Niedoszacowanie wymagań dotyczących danych

Dane to paliwo dla AI. Problem? Większość firm odkrywa za późno, że ich dane są niewystarczające, niskiej jakości lub po prostu niedostępne w odpowiednim formacie. Model może być doskonały, ale bez właściwych danych treningowych to tylko drogi eksperyment.

Projekty, które przetrwały, rozpoczynały się od audytu danych – jeszcze przed wyborem modelu. Zespoły sprawdzały nie tylko dostępność danych, ale też ich jakość, kompletność i możliwość wykorzystania zgodnie z regulacjami prawnymi (RODO to nie jest opcjonalne).

Ignorowanie infrastruktury produkcyjnej od początku

Proof of concept działa na laptopie data scientist'a. Problem zaczyna się, gdy próbujesz przenieść to do środowiska produkcyjnego obsługującego tysiące użytkowników jednocześnie. Latencja, skalowalność, monitoring – wszystko to nagle staje się krytyczne.

Firmy, które odniosły sukces, myślały o produkcji już na etapie PoC. Testowały nie tylko dokładność modelu, ale też jego wydajność, koszty inference i możliwość integracji z istniejącymi systemami.

Brak współpracy między zespołami technicznymi a biznesowymi

Klasyczny scenariusz: data scientists budują model w izolacji, a zespół biznesowy dowiaduje się o wyniku dopiero na koniec. Albo odwrotnie – biznes dyktuje wymagania bez konsultacji z zespołem technicznym, który później odkrywa, że są nierealne.

Skuteczne projekty wymagają ciągłej komunikacji. Regularne check-pointy, wspólne definiowanie metryk sukcesu i transparentność co do ograniczeń technologicznych. Brzmi banalnie? Większość porażek wynika właśnie z tego prostego zaniedbania.

Niedoszacowanie kosztów utrzymania i aktualizacji

Model wdrożony to nie koniec, to początek. Dane się zmieniają, model wymaga retrainingu, pojawiają się nowe edge case'y. Firmy często budżetują tylko fazę rozwoju, zapominając o kosztach utrzymania – które mogą być wyższe niż początkowa inwestycja.

Projekty długoterminowe od początku uwzględniają koszty MLOps: monitoring driftu modelu, pipeline'y do automatycznego retrainingu, systemy alertowania przy spadku wydajności. To nie są nice-to-have, to podstawa działającego systemu AI.

Brak planu zarządzania zmianą organizacyjną

Nawet najlepszy system AI upadnie, jeśli ludzie go nie zaakceptują. Pracownicy mogą sabotować nowe narzędzie (świadomie lub nie), jeśli czują się zagrożeni lub nie rozumieją jego wartości. Brak szkoleń, komunikacji i wsparcia to prosta droga do porażki.

Firmy, które przeszły przez to pomyślnie, traktowały wdrożenie AI jak transformację organizacyjną, nie tylko technologiczną. Inwestowały w szkolenia, jasno komunikowały cele i aktywnie angażowały użytkowników końcowych w proces rozwoju.

Źródła

VentureBeat AI - 6 proven lessons from the AI projects that broke before they scaled